# 功能同步 Checklist

更新时间：2026-06-22

## 状态说明

- 完成：UI、核心功能、文档和必要单元测试已同步，并通过编译验证。
- 部分完成：已有入口、壳、路由或部分主流程，但旧工程完整业务尚未迁移。
- 未开始：new 工程尚无对应真实业务页面或服务。
- 不迁移：已明确不纳入 iOS 迁移范围。

## 基础架构

| 状态 | 模块 | 同步内容 | 剩余事项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 完成 | App 根结构 | `RootView` 按登录态切换登录页/主 Tab；主界面使用 `TabView`，每个 Tab 独立 `NavigationStack`。 | 持续随业务路由扩展。 |
| 完成 | Tab 导航 | 首页、订单、数据、我的四个 Tab；push 子页面时隐藏 TabBar。 | 后续新增真实子页面时继续复用 `AppRoute`。 |
| 完成 | 全局状态拆分 | `AppSession`、`AccountContext`、`PermissionContext`、`ScenicSpotContext`、`AppRouter`、`ToastCenter` 拆分。 | 继续避免新增大而全全局状态。 |
| 完成 | 登录态缓存 | token 使用 Keychain；账号快照、上次手机号、偏好使用 UserDefaults；冷启动恢复登录态。 | 后续业务缓存按账号和景区/门店作用域隔离。 |
| 完成 | 网络框架 | `APIClient`、`APIRequest`、`APIEnvelope`、统一错误处理和 token 注入。 | 业务 API 继续按模块拆分。 |
| 完成 | OSS 上传 | `UploadAPI`、`OSSUploadService`、上传策略、头像和实名图片压缩处理。 | 后续云盘、相册、任务等模块迁移时复用。 |
| 完成 | 网络图片 | 新增 `RemoteImage` / `RemoteAvatarImage`，当前网络图片展示均使用 Kingfisher。 | 后续新页面禁止直接使用 `AsyncImage` 加载网络图片。 |
| 完成 | 设计常量 | `AppDesign`、`AppMetrics` 统一颜色、字号、间距等通用尺寸。 | 继续替换新页面中的零散常量。 |
| 完成 | 文档规范 | 已有 `AGENTS.md` 约束；现有模块均有模块说明文档。 | 后续每个新功能模块同步新增模块 md。 |

## 登录与账号上下文

| 状态 | 模块 | 同步内容 | 剩余事项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 完成 | 登录页 | 登录 UI、手机号/密码登录、协议勾选、上次手机号恢复。 | 后续如有验证码登录再迁移。 |
| 完成 | 多账号选择 | 登录后多账号选择、临时 token 内存保存、选择后写正式 token。 | 继续跟随后端账号结构变化维护。 |
| 完成 | 账号上下文 | 用户信息、角色权限、景区列表、门店列表、当前景区/门店选择和恢复。 | 后续业务模块按当前上下文取数。 |
| 完成 | 景点/打卡点上下文 | 当前景区下景点/打卡点懒加载，失败不影响登录态。 | 具体打卡点管理页面尚未迁移。 |
| 完成 | 权限菜单数据 | 递归解析角色权限、URI 去重、按旧工程顺序排序。 | 新 URI 出现时补路由映射或标记不支持。 |

## 首页

| 状态 | 模块 | 同步内容 | 剩余事项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 完成 | 首页主 UI | 顶部景区、工作状态、位置上报卡、快捷操作、门店卡、常用应用网格。 | 视觉可随旧工程细节继续微调。 |
| 完成 | 首页权限菜单 | 从 `PermissionContext` 构建菜单，支持 URI 别名去重和旧工程排序。 | 未知 URI 继续通过诊断报告跟踪。 |
| 完成 | 常用应用 | 默认常用应用、添加/移除、UserDefaults 持久化、按权限过滤。 | 后续可加入拖拽排序。 |
| 完成 | 更多功能 | 全部功能页、常用应用增删、首页入口跳转。 | 未迁移功能仍进入占位页。 |
| 完成 | 首页路由壳 | 已迁移入口跳真实页面；订单/数据入口切换 Tab；未知入口安全占位。 | 按模块逐步替换占位页。 |
| 部分完成 | 景区选择入口 | 首页轻量景区选择，可调用 `AccountContext.selectScenic(id:)`。 | 如旧工程有完整筛选/搜索/权限细节，后续补齐。 |

## 订单 Tab

| 状态 | 模块 | 同步内容 | 剩余事项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 完成 | 订单 Tab 根页面 | 订单管理/核销订单分段入口。 | 后续补完整详情流程。 |
| 完成 | 订单管理列表 | 景区上下文校验、状态筛选、手机号搜索、日期筛选、分页、刷新。 | 订单详情仍为占位。 |
| 完成 | 核销订单列表 | 核销列表、分页、刷新、手动输入订单号核销。 | 核销详情仍为占位。 |
| 部分完成 | 扫码核销 | 入口存在，进入安全占位。 | 迁移相机权限、扫码识别、核销闭环。 |
| 部分完成 | 订单详情 | 列表点击可进入占位详情。 | 迁移完整详情、退款、历史拍摄、任务上传、视频预告等长尾流程。 |
| 未开始 | 退款流程 | 暂未迁移。 | 需要同步旧工程退款 UI、接口和状态流。 |
| 未开始 | 历史拍摄 | 暂未迁移。 | 需要同步旧工程相关页面和接口。 |

## 数据 Tab

| 状态 | 模块 | 同步内容 | 剩余事项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 完成 | 数据看板 | 今日、昨日、7 日、本月时间段切换；统计汇总卡；每日明细。 | 后续按旧工程继续补图表细节。 |
| 完成 | 数据分页 | 日数据分页加载、切换时间段重置分页、加载失败保留当前数据。 | 持续跟随后端字段变化。 |
| 完成 | 角色接口分流 | 摄影师/景区管理员两套统计接口。 | 其他角色如有特殊逻辑再补。 |

## 个人中心

| 状态 | 模块 | 同步内容 | 剩余事项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 完成 | 个人信息首页 | 头像、昵称、UID、姓名、手机号、账号状态、当前景区、退出登录。 | 后续可继续细化旧工程视觉。 |
| 完成 | 头像上传 | `PhotosPicker` 选图、压缩、OSS 上传、回写头像 URL、刷新账号快照。 | 后续可补裁剪体验。 |
| 完成 | 昵称编辑 | 昵称校验、保存、同步 `AccountContext`。 | 无。 |
| 完成 | 修改密码 | 密码弹窗、最小长度校验、接口提交。 | 无。 |
| 完成 | 账号切换 | 可切换账号列表、默认选中、set-user、刷新登录上下文。 | 无。 |
| 完成 | 实名认证 | 信息加载、短信验证码、身份证校验、证件图片选择、OSS 上传、提交审核。 | 后续可补示例图或拍照入口。 |
| 完成 | 系统设置 | 关于我们、版本号、下载链接、协议入口。 | 若旧工程有更多设置项需继续核对。 |
| 完成 | 协议页 | 关于我们、用户协议、隐私政策、钱包协议页面。 | 无。 |

## 首页子业务模块

| 状态 | 模块 | 当前情况 | 后续事项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 部分完成 | 钱包 | 首页入口已识别，进入占位页。 | 迁移钱包首页、提现、流水、余额等流程。 |
| 部分完成 | 提现审核 | 首页入口已识别，进入占位页。 | 迁移审核列表、详情、操作接口。 |
| 部分完成 | 消息中心 | 首页入口已识别，进入占位页。 | 迁移消息列表、已读状态和详情。 |
| 部分完成 | 排队管理 | `/scenic-queue` / `queue_management` 已识别，进入占位页。 | 迁移队列列表、叫号、设置等流程。 |
| 部分完成 | 立即收款/收款码 | 入口已识别，进入占位页。 | 迁移收款码、收款记录、支付结果。 |
| 部分完成 | 押金订单 | 入口已识别，进入占位页。 | 迁移押金订单详情和拍摄信息。 |
| 部分完成 | 任务管理 | 入口已识别，进入占位页。 | 迁移任务列表、筛选、详情、状态操作。 |
| 部分完成 | 发布任务 | 入口已识别，进入占位页。 | 迁移任务创建、选择订单、附件上传。 |
| 部分完成 | 日程管理 | 入口已识别，进入占位页。 | 迁移日程列表、日历和详情。 |
| 部分完成 | 打卡点管理 | 入口已识别，景点上下文已具备。 | 迁移打卡点列表、创建/编辑、图片上传。 |
| 部分完成 | 项目管理 | `pm` / `pm_manager` / `project_edit` 已识别，进入占位页。 | 迁移项目列表、详情、编辑、新建。 |
| 部分完成 | 相册云盘 | 入口已识别，OSS 上传服务已具备。 | 迁移云盘列表、文件上传、传输管理。 |
| 部分完成 | 相册管理 | 入口已识别，进入占位页。 | 迁移相册文件夹、相册内容、预览上传。 |
| 部分完成 | 素材管理 | 入口已识别，OSS 上传服务已具备。 | 迁移素材列表、上传素材。 |
| 部分完成 | 样片管理 | 入口已识别，OSS 上传服务已具备。 | 迁移样片列表、上传样片。 |
| 部分完成 | 直播管理 | 入口已识别，进入占位页。 | 迁移直播管理和直播相册。 |
| 部分完成 | 景区申请 | 入口已识别，OSS 上传服务已具备。 | 迁移申请表单、图片上传、提交状态。 |
| 部分完成 | 权限申请 | 入口已识别，进入占位页。 | 迁移权限申请、申请状态。 |
| 部分完成 | 景区结算 | 入口已识别，进入占位页。 | 迁移结算列表、审核、详情。 |
| 部分完成 | 运营区域 | 入口已识别，进入占位页。 | 迁移区域列表、地图/范围配置。 |
| 部分完成 | 位置上报 | 首页已有位置上报卡；具体页面入口进入占位。 | 迁移上报提交、历史记录、定位权限。 |
| 部分完成 | 注册邀请 | 入口已识别，进入占位页。 | 迁移邀请摄影师、邀请记录。 |
| 部分完成 | 飞手认证 | 入口已识别，进入占位页。 | 迁移飞手认证页面。 |
| 不迁移 | 飞控/DJI | `fly` / `pilot_controller` 已明确为 iOS 不支持。 | 不再迁移。 |

## 旧工程能力尚未系统迁移

| 状态 | 模块 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 未开始 | Assets 模块 | 旧工程 `Feature/Assets` 下相册内容、素材内容尚未完整迁移。 |
| 未开始 | Core/Map | 旧工程地图相关能力尚未迁移。 |
| 未开始 | Core/Push | 旧工程推送能力尚未迁移。 |
| 未开始 | Core/Queue | 旧工程队列基础能力尚未迁移。 |
| 未开始 | Core/Validation | 旧工程独立校验能力尚未系统迁移；当前只迁移了实名身份证校验等必要逻辑。 |
| 未开始 | UIKit 旧代码 | 旧工程 UIKit 目录下的兼容/旧版页面尚未迁移，除非后续明确仍需保留。 |

## 最近验证记录

已通过：

```bash
xcodebuild test -project suixinkan.xcodeproj -scheme suixinkan -destination 'platform=iOS Simulator,name=iPhone 17'
xcodebuild build -project suixinkan.xcodeproj -scheme suixinkan -destination 'generic/platform=iOS Simulator'
```

## 下一批建议迁移顺序

1. 订单详情与扫码核销：订单 Tab 已具备入口和列表，继续补闭环收益最大。
2. 任务管理/发布任务：已具备 OSS 上传服务，可复用当前上传层。
3. 相册云盘/素材管理：上传能力已准备好，适合接着迁移文件类模块。
4. 钱包/提现/结算：涉及资金流，建议单独一轮迁移并补足单元测试。
5. 打卡点管理/位置上报：依赖当前景区和景点上下文，适合在账号上下文稳定后推进。
